\begin{center}
\begin{tabularx}{\textwidth}{|c|X|}
\hline
\rowcolor{gray}Période & Travail réalisé\\
\hline
27 février - 2 mars & Arrivé dans l'entreprise, prise en main de mon poste de travail (un Mac!), études préliminaires.\\
\hline
5 mars - 9 mars & Début tests Appcelerator Titanium\\
\hline
12 mars - 15 mars & Tests Appcelerator Titanium (réalisation App minimale)\\
\hline
16 mars & Début tests MonoDroid\\
\hline
19 mars - 23 mars & \multirow{2}*{Tests MonoDroid (réalisation App minimale)}\\
\cline{1-1}
26 mars &\\
\hline
27 mars & Réunion choix framework => Titanium\\
\hline
28 mars - 30 mars & Mise au propre de l'application minimale, utilisation CommonJS\\
\hline
2 avril - 6 avril & Réalisation application\\
\hline
9 avril & Férié\\
\hline
10 avril - 13 avril & \multirow{3}*{Réalisation application}\\
\cline{1-1}
16 avril - 20 avril & \\
\cline{1-1}
23 avril - 27 avril &\\
\hline
30 avril - 1 mai & Férié\\
\hline
2 mai - 4 mai & Réalisation application\\
\hline
7 mai - 8 mai & Férié\\
\hline
9 mai - 11 mai & \multirow{2}*{Réalisation application}\\
\cline{1-1}
14 mai - 16 mai &\\
\hline
17 mai - 18 mai & Férié\\
\hline
21 mai - 25 mai & Réalisation application, réunion avec LyonCapitale, début du beta test\\
\hline
28 mai & Férié\\
\hline
29 mai - 1 juin & Réalisation application\\
\hline
4 juin - 8 juin & \multirow{2}*{Rapport de stage}\\
\cline{1-1}
11 juin - 13 juin &\\
\hline
14 juin - 15 juin & Réalisation application\\
\hline
25 juin & Soutenance\\
\hline
26 juin - 27 juillet & Ajout d'un maximum de fonctionnalité, réalisation de la version
tablette si le temps le permet\\
\hline

\end{tabularx}
\end{center}